\begin{longtable}{|p{6cm}|p{1.4cm}|p{1.7cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|p{0.5cm}|}
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Hito}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Responsable}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Fecha}} & \textbf{02-01} & \textbf{02-15} & \textbf{03-01} & \textbf{03-15} & \textbf{03-29} & \textbf{04-12} & \textbf{04-26} & \textbf{05-10} & \textbf{05-24} & \textbf{06-07} & \textbf{06-21} & \textbf{07-05} & \textbf{07-19} & \textbf{08-02} & \textbf{08-15} \\ \hline
Proyecto Iniciado & Empresa & 01/02/2011 & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Alcance liberado & Empresa & 01/02/2011 & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Alcance aprobado & Cliente & 04/02/2011 & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Propuestas salón presentadas & Empresa & 10/02/2011 & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Salón elegido & Cliente & 20/02/2011 & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Salón contratado. & Empresa & 22/02/2011 & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Presupuesto preliminar liberado & Empresa & 07/02/2011 & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Presupuesto preliminar aprobado. & Cliente & 20/02/2011 & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
1er Entrega incremental finalizada. &  & 01/03/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Lista de invitados presentada. & Cliente & 01/03/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Propuestas de invitaciones presentada. & Empresa & 03/03/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Propuestas de invitaciones aprobada. & Cliente & 05/05/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Invitaciones encargadas. & Empresa & 07/03/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Invitaciones enviadas. & Empresa & 15/03/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Asistencias confirmadas & Empresa & 30/03/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
2da Entrega incremental finalizada &  & 31/03/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Musica del evento presentada. & Cliente & 01/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Disc Jockey contratado. & Empresa & 15/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Animador contratado. & Empresa & 15/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Opciones de menú  presentadas. & Empresa & 07/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Menú principal y especial aprobado. & Cliente & 15/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Opciones de postre y torta presentadas. & Empresa & 07/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Postre y torta elegidos. & Cliente & 15/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Bebidas elegidas. & Cliente & 15/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Mozos contratados. & Empresa & 01/05/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Cocineros contratados. & Empresa & 01/05/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Barman contratado. & Empresa & 01/05/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Propuestas de centros de mesas, vajilla y mantelería presentadas. & Empresa & 07/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Propuestas de centros de mesas, vajilla y mantelería aprobadas. & Cliente & 15/04/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Centros de mesas, vajilla, y mantelería alquilados. & Empresa & 15/05/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Insumos comprados (menú, menú especial, postres, torta, etc) & Empresa & 31/05/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
3er Entrega incremental finalizada. &  & 01/06/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Propuesta de souvenirs presentada. & Empresa & 02/06/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Propuesta de souvenirs aprobada. & Cliente & 10/06/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Souvenirs encargados. & Empresa & 15/06/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Souvenirs retirados & Empresa & 22/06/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Equipo de fotografía contratado. & Empresa & 22/06/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
4ta Entrega incremental finalizada. &  & 01/07/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Requerimientos vestimenta relevados. & Cliente & 02/07/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Modista contratada. & Empresa & 07/07/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Vestido y Traje elegidos. & Cliente & 15/07/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Medidas para la vestimenta tomadas. & Cliente & 15/07/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Vestido y traje elaborados y entregados. & Empresa & 31/07/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Chofer contratado. & Empresa & 22/07/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
5ta Entrega incremental finalizada. &  & 01/08/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} \\ \hline
Presupuesto final presentado & Empresa & 02/08/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} \\ \hline
Presupuesto final aprobado. & Cliente & 04/08/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} \\ \hline
Ejecución del evento & Empresa & 07/08/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} & \textbf{} \\ \hline
Reunión de cierre & Empresa & 15/08/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} \\ \hline
Fin del proyecto & Empresa & 15/08/2011 & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{} & \textbf{x} \\ \hline
\end{longtable}
